<template>
  <a-modal
    :visible="show"
    width="80vw"
    min-height="60vh"
    title="工程项目变更审批流程说明"
    @ok="show = false"
    @cancel="show = false"
    :maskClosable="false"
    :key="show"
  >
    <div>
      <div style="font-size: 16px; font-weight: bold; color: black">工程项目变更审批流程说明:</div>
      <div>1、本流程适用于所有工程项目的变更审批，适用于集团公司及子公司。</div>
      <div>
        <span style="font-weight: bold; color: black">2、流程说明：</span>
        <div class="subItem">
          <span style="color: blue"
            >申请人发起→专业负责人以及相关部门主管审核→【造价专员评估→造价主管审核】(基建类)→项目经理A确认→事业部班子A审核(按需)→<br />工程委/集团子公司总经理审批(按需)→主管领导审批(按需)→总裁审批(按需)→PS专员处理(杨建文)(按需)→数据部下达预算(龚依梦)。</span
          >
        </div>
      </div>
      <div>
        <div style="font-size: 16px; font-weight: bold; color: black"></div>
        3、审批权限说明：
      </div>
      <div class="subItem">
        <div>3.1、变更终审权限说明表，根据项目变更内容和费用调整审批条件。</div>
        <table style="width: 100%;">
          <tr style="font-weight: bold; background-color: #40a9ff">
            <td style="text-align: center; width: 150px">审批步骤</td>
            <td style="text-align: center; width: 150px">审批等级</td>
            <td style="text-align: center; width: 180px">职责(项目内容变更，不涉及预算调整)</td>
            <td style="text-align: center; width: 180px">职责(涉及预算调整)</td>
          </tr>
          <tr>
            <td style="text-align: center">项目经理A</td>
            <td style="text-align: center" rowspan="2">一级审批</td>
            <td style="text-align: center">无影响设计文件的变更。</td>
            <td style="text-align: center">当次变更为不追加总费用，或项目内预算调整＜20万的费用变更。</td>
          </tr>
          <tr>
            <td style="text-align: center">事业部班子A</td>
            <td style="text-align: center">影响投产时间的变更。</td>
            <td style="text-align: center">涉及项目总预算追加的，均需审批。当次变更预算≤20万元。</td>
          </tr>
          <tr>
            <td style="text-align: center">工程委/集团子公司总经理</td>
            <td style="text-align: center">二级审批</td>
            <td style="text-align: center" rowspan="2">
              影响设计文件的变更或影响投产时间的变更，需由二级或三级审核确认。
            </td>
            <td style="text-align: center">当次变更预算>20万元、≤50万元。</td>
          </tr>
          <tr>
            <td style="text-align: center">主管领导</td>
            <td style="text-align: center">三级审批</td>
            <td style="text-align: center">当次变更预算＞50万元、＜200万元。</td>
          </tr>
          <tr>
            <td style="text-align: center">总裁</td>
            <td style="text-align: center">四级审批</td>
            <td style="text-align: center">--</td>
            <td style="text-align: center">当次变更预算≥200万元且属于非项目内调整的变更，提交公司审批。</td>
          </tr>
        </table>
      </div>
      <div class="subItem">
        3.2、由【事业部工程院】主导的项目，对应的项目变更流程，原则上在【事业总部】层面完成。如超权限则直接流转三级主管领导审批。即可跳过【工程委】审批。
      </div>
      <div class="subItem">
        3.3、由【工程委】主导的项目，或【事业部工程院】主导的项目，但项目立项流程有工程委参与技术会审的，项目变更流程对应的工程委步骤审批分工如下：
        <div class="subItem">
          <span style="font-weight: bold">王力展</span>——酿造类项目，包括溶盐、筒仓、蒸煮、种曲、制曲、发酵、压榨等；
        </div>
        <div class="subItem">
          <span style="font-weight: bold">陈建义</span>——非酿造类项目，包括配兑、包装、立库、蚝油及醋类前工序等；
        </div>
        <div class="subItem">
          <span style="font-weight: bold">吴玉铭</span>——单纯基建专业类的项目，包括办公楼、单一装修车间、门卫房等；
        </div>
        <div class="subItem">
          <span style="font-weight: bold">李志高</span>——能源配套类项目，包括锅炉、废水站、配电类项目。
        </div>
      </div>
    </div>
    <div>
      <span style="font-weight: bold; color: black">4、其他说明：</span>
      <div class="subItem">4.1、预算内费用调整无须投资方审批。</div>
      <div class="subItem">4.2、变更由其他专业引起、或对其他专业造成影响必须发相关专业负责人及主管同步评估。</div>
      <div class="subItem">
        4.3、现场紧急施工变更：费用≤5千元的，施工中急需确认的现场变更，经专业负责人或项目经理确认后可立即施工，3个工作日内补办书面变更审批。对超出预计范围且难以作出判断的，要暂停施工，由项目经理组织分析评估后方可施工。
      </div>
      <div class="subItem">
        4.4、变更审批人需描述清楚变更原因及影响，项目经理确认时做好复核。
        <div class="subItem">A. 如工程变更会产生剩余物资，需同步分析物资的处理方式；</div>
        <div class="subItem">B. 如工程变更对项目中原设计的食品安全卫生保障设施有影响，需同步完成新的检核。</div>
      </div>
      <div class="subItem">
        4.5、项目处于采购阶段及之前的阶段，以下三情况不属于变更，必须重新立项：
        <div class="subItem">A.项目目标变更超出能够承受的设计能力；</div>
        <div class="subItem">B.工艺技术变更涉及工艺技术方向性变化的；</div>
        <div class="subItem">C.累计变更费用超立项概算20%。</div>
      </div>
    </div>
    <div class="subItem">5、流程处理时间要求：各审批步骤不超过2个工作日。</div>
  </a-modal>
</template>

<script>
export default {
  data() {
    return {
      show: false,
    }
  },
  methods: {
    open() {
      this.show = true
    },
  },
}
</script>

<style lang="less" scoped>
table,
table tr th,
table tr td {
  border: 1px solid #000000;
}
table {
  min-height: 25px;
  line-height: 25px;
  text-align: center;
  border-collapse: collapse;
  padding: 2px;
}
div {
  line-height: 25px;
}
.subItem {
  padding-left: 20px;
}
</style>
